# 10月12日虚拟病人项目沟通记录

## 遗留问题

1. 需关注产品经理到岗时间，目前项目排期等都依赖于产品设计方面的工作（优先级最高）

   > 目前已协调产品经理，预计下周一到位

2. 对提供的demo项目包搭建成功

   > 目前除ocr及openai，其它已初步完成搭建，大部份功能已可用。目前在研究ocr如何搭建

3. 目前可以进行的工作：

   1. demo项目包搭建成功后，对各种服务进行体验

      > 已初步了解，下周一产品经理到岗后会再进行体验

   2. 围绕之前的参考诊断系统，确定基本系统架构和数据库设计

      > 系统架构图及各系统逻辑关系图已完成
      >
      > 数据库设计计划下周一10月16日开始展开

4. Java后端框架搭建

   > 已完成

## 本日新增

1. 关于数据库数据来源及流向

   > 经和张总沟通，后期数据统一在Java后端做数据库交互

2. 确定初步的产品形态定下来，之后进行产品功能优先级排序和排期

   > 下周一安排产品经理确定后，尽快开展

3. 美工简单设计一下页面

   > 计划确定产品形态后，进行页面设计

