# 10月17日虚拟病人项目沟通记录

## 遗留问题

1. 需关注产品经理到岗时间，目前项目排期等都依赖于产品设计方面的工作（优先级最高）

   > 目前产品经理已到位，在了解需求中

2. 对提供的demo项目包搭建成功

   > 目前除ocr及openai，其它已初步完成搭建，大部份功能已可用。ocr优先级靠后，暂不开展

3. 目前可以进行的工作：

   1. demo项目包搭建成功后，对各种服务进行体验

      > 已体验并分析中

   2. 围绕之前的参考诊断系统，确定基本系统架构和数据库设计

      > 系统架构图及各系统逻辑关系图已完成
      >
      > 数据库设计一开始，预计关于问诊这块计划周四完成。后台管理系统没看到，目前无法设计


## 本日新增

1. 整理了部分问题，链接发到了群里。请张总事先做些了解，或周五我们统一讨论


